Porque rebentam as remodelações — e como evitá-lo

37 % dos proprietários que remodelaram em 2025 ultrapassaram o orçamento; apenas 3 % ficaram abaixo (Houzz 2025 U.S. & Home Renovation Trends). A derrapagem não é aleatória: vem de quatro sítios concretos, numa ordem previsível — ampliação do âmbito durante a demolição, subida de gama dos materiais a meio da obra, surpresas atrás da parede, e o "imposto silencioso" de cada ordem de alteração. Quando se conseguem nomear, conseguem-se orçamentar — e deixa de se atribuir aos "imprevistos" aquilo que sempre ia acontecer.

De quanto dinheiro estamos a falar realmente?

Os números da Houzz indicam com que frequência os orçamentos rebentam. O tamanho do rebentamento depende da obra, mas os intervalos por mercado são consistentes:

Portugal: uma remodelação completa custa, em média, 200–800 €/m² dependendo do grau de intervenção e dos materiais, com 500–1.000 €/m² a ser a banda mais realista para trabalho de qualidade (BD Rebuild — Quanto custa remodelar uma casa em 2025). Uma remodelação integral de um T2 (70–90 m²) fica tipicamente entre 40.000 € e 70.000 €; uma moradia de 100–150 m² entre 60.000 € e 120.000 €. Uma cozinha isolada anda nos 5.000–10.000 €, uma casa de banho o mesmo.

Espanha: reforma integral entre 500–700 €/m² em acabamentos básicos e a partir de 1.200 €/m² em premium — Madrid é a mais cara.

França: rénovation lourde 1.000–1.600 €/m² na província e 1.000–2.000 €/m² em Paris.

Alemanha: Altbausanierung completa 400–1.000 €/m². A Destatis registou +3,2 % de inflação de preços em maio de 2025.

Países Baixos: 1.000–1.800 €/m² para uma obra completa, com os construtores a recomendarem explicitamente 10–20 % de folga.

Reino Unido: remodelação média segundo a Checkatrade em 2024: 76.690 £, com inflação de custos de 6,5 % em 2025.

Uma derrapagem de 30 % numa remodelação média em Portugal não é "dinheiro que se resolve". Num projeto de 50.000 € isso são 15.000 € — uma casa de banho inteira, ou a reserva que tinha guardado para os primeiros seis meses a viver em casa nova.

As quatro fontes da derrapagem, por ordem

A Houzz perguntou aos proprietários porque é que o projeto ultrapassou o orçamento. As cinco respostas mais comuns — custos mais altos do que o esperado, materiais mais caros do que o planeado, complexidade subestimada, alterações ao âmbito e imprevistos de obra — agrupam-se em quatro categorias reais. Ordenadas abaixo não pela frequência do estudo Houzz, mas pela capacidade que tem de prevenir cada uma:

1. Erro de estimativa — a primeira fonte que se consegue travar antes da assinatura

O seu orçamento era uma estimativa, não era um preço. A menos que o empreiteiro tenha literalmente escrito "preço fechado" e especificado cada material, várias rubricas são cálculos informados — quantidade de ladrilhos, metros de cabo, horas do estucador. Quando uma rubrica está 10 % abaixo, ninguém repara. Quando três estão 10 % abaixo no mesmo projeto, já comeu uma semana de folga.

A solução é aborrecida: exija que cada orçamento marque que linhas são preço fechado e quais são estimativa, e aplique 10 % de folga às estimadas ao fixar o seu orçamento global. Se o empreiteiro se recusar a fazer essa distinção, isso já é uma informação.

2. Alterações ao âmbito — a única categoria totalmente sob o seu controlo

É a tomada que a sua esposa queria mudar. São os "já que a parede está aberta", os "aproveita-se e também" e aquela demão extra de tinta que não estava orçamentada. Cada decisão isolada é razoável. A soma é catastrófica.

As alterações ao âmbito são o que os diretores de obra profissionais vigiam com mais atenção, porque é a única categoria que está totalmente sob o seu controlo — cada mudança foi uma escolha sua. O sistema para travar isto chama-se livro de trabalhos adicionais: toda a decisão que acrescenta trabalho é registada, com o respetivo custo, antes de ser executada — não descoberta três semanas depois numa fatura. Quando o ladrilhador disser "acrescentar aquele friso são mais 400 €", escreve-se, e a sua esposa assina antes de ele encomendar o ladrilho. Nada de melhorias por acordo verbal.

3. Subida de gama dos materiais — a que contagia

Tinha especificado móveis de gama média. Entrou na loja e viu a gama seguinte. A subida de gama vive ao lado das alterações ao âmbito mas comporta-se de forma diferente: é contagiosa. Melhora a cozinha, os ladrilhos parecem baratos, por isso melhora os ladrilhos, e agora a torneira já não combina. Fixe o nível de acabamento antes de a obra começar. Se tiver mesmo de subir, suba uma coisa e aceite que as outras ficam como estavam.

4. Condições ocultas — orçamenta-se, não se previne

A humidade por trás do reboco. A viga que não está onde a planta diz. O amianto que ninguém tinha assinalado na cola das cerâmicas antigas. São as verdadeiras surpresas, e esta é a única categoria com uma regra explícita da indústria: 10–20 % de reserva em obra nova, até 25 % em casas antigas com estrutura ou canalização desconhecidas, segundo o guião standard de orçamentos de obra.

Em Portugal a regra prática é clara: num prédio pombalino, num gaveto do Porto ou numa casa do início do século XX que nunca foi intervencionada, parta dos 20 % de reserva como mínimo. O que está atrás do estuque, só se descobre depois de cair.

O orçamento que aguenta mesmo

O orçamento de obra que sobrevive ao contacto com a realidade tem três bolsas distintas, não um total único:

Valor contratado — o contrato assinado, linha a linha. Assim que a obra começa, este número não é tocado; é a sua linha de base.

Reserva para imprevistos — 10–25 % consoante idade e complexidade do imóvel, posta de lado para surpresas reais (categoria 4). Este dinheiro já está gasto na sua cabeça. Se não o usar, tanto melhor.

Saco de trabalhos adicionais e melhorias — uma bolsa separada e mais pequena (5–10 %) para as alterações voluntárias. Separá-la é o truque: obriga cada decisão do tipo "já agora" a competir por um saco finito. Quando o saco seca, as melhorias param.

Numa remodelação de 50.000 € em Lisboa, isso traduz-se em: 50.000 € valor contratado + 10.000 € imprevistos + 3.500 € saco de adicionais = 63.500 € de compromisso real. É este o número verdadeiro. Qualquer coisa abaixo é planear gastar mais.

Porque a maior parte das derrapagens é invisível até ao fim

O problema mecânico é este. Os orçamentos chegam por email. As faturas vêm em papel. A melhoria de 400 € no ladrilho que a sua esposa quis vive num chat de WhatsApp. O trabalho adicional de 1.200 € do canalizador para desviar a tubagem é uma nota verbal na visita à obra. Três custos distintos, três canais distintos, nenhum total corrente.

Quando finalmente faz contas — normalmente quando chega a penúltima fatura — está 8.000 € acima e já não há decisão que se possa reverter. A derrapagem não nasceu no fim. Nasceu nos quarenta pequenos momentos em que ninguém anotou o valor.

É por isso que os proprietários que fecham a obra dentro do orçamento partilham quase todos um hábito: cada decisão, orçamento, fatura e alteração é registada no próprio dia, contra o valor original, com o recibo anexado. A remodelação deixa de ser um projeto vivido "de cabeça" e passa a ter livro de contas.

Foi exatamente para isto que o CasaTab foi construído. A categoria renovations guarda cada linha — orçamentada, paga, pendente — com a fatura digitalizada anexada e o desvio face à linha de base visível sempre que abre a app. Quando o empreiteiro disser "são mais 400 €", vê imediatamente se o saco de adicionais ainda aguenta, ou se acabou de ultrapassar uma fronteira. Acompanhe a sua remodelação no CasaTab e o número final será o número que planeou.

O que fazer amanhã se já está a meio

Se já está em obra e já está a ficar nervoso:

Pare. Anote cada valor que foi assumido, não apenas pago. Faturas, orçamentos, alterações verbais, os 300 € que passou ao ladrilhador em dinheiro. Tudo.

Compare com o orçamento inicial. A diferença é a sua derrapagem atual. Vê-la uma vez motiva mais do que passar um mês a supô-la.

Congele o âmbito. Acabaram os "já que aqui estás". Toda nova alteração é escrita, orçamentada e assinada antes de ser executada.

Aceite o valor da categoria 4. Se já encontrou condições ocultas, esse dinheiro foi-se — mas ainda pode proteger o resto recusando mais melhorias.

Os números da Houzz dão a fotografia honesta: uma em cada três obras ultrapassa. Mas o mesmo estudo mostra 35 % a ficar exatamente no orçamento — o sistema funciona, quando se usa.

Em resumo

A derrapagem não é um castigo do destino. São quatro categorias identificadas, cada uma com o seu contra-ataque. Os diretores de obra que entregam dentro do orçamento mantêm um livro de contas. Os proprietários que entregam dentro do orçamento também. Quem não o faz, ultrapassa — e paga a diferença em dinheiro que não tinha planeado gastar.

Cada custo que não regista é um custo que não controla. Numa remodelação de 40.000 € que acaba com 12.000 € de surpresa, o sistema que a teria apanhado custa-lhe cinco minutos por dia. O negócio é só esse.

Veja também o detalhe completo do que custa mesmo comprar uma casa — com tudo o que gira à volta da obra: emolumentos, impostos e mudança, que somam o número real da sua compra.